Quy trình lắp đặt cầu trục dầm đơn 3 tấn cho công xưởng

Để sử dụng cầu trục dầm đơn 3 tấn hiệu quả cho nhà máy, công xưởng bạn cần phải nắm rõ quy trình lắp đặt. Vậy quy trình lắp đặt cầu trục dầm đơn 3 tấn cho công xưởng được thực hiện như thế nào? Cùng điểm qua bài viết sau đây để có câu trả lời cho mình nhé.
Quy trình lắp đặt cầu trục dầm đơn 3 tấn cho công xưởng

1. Quy trình lắp đặt cầu trục dầm đơn 3 tấn cho nhà máy, công xưởng

Bước 1: Chuẩn bị

  • Các thiết bị của cầu trục đã được tập kết tại chân công trình: Dầm chính, dầm biên đã được tổ hợp bánh xe, palang nâng hạ, động cơ di chuyển và hệ điện, ray di chuyển, vv..
  • Để lắp đặt được cầu trục dầm đơn ta phải có 01 xe cẩu tự hành, công nhân, máy móc thiết bị phục vụ lắp đặt (máy hàn, máy mài, thước,..)

Bước 2: Lấy dấu, lắp ray:

Lấy dấu, lắp ray cầu trục: Tim giữa hai ray chính là khẩu độ chính của cầu trục, ta có thể làm một đoạn ray x 02 bên trước để lấy mặt bằng đưa cẩu lên (ray vuông hoặc ray P tùy theo yêu cầu) hoặc làm hết chiều dài đường chạy của cầu trục luôn.
 

cầu trục dầm đơn 3 tấn
Các bước lắp đặt cầu trục dầm đơn 3 tấn cho nhà máy, công xưởng 

Bước 3: Tổ hợp cầu trục ở dưới

  • Tổ hợp dầm chính với dầm biên cầu truc (ta chỉ việc bắt bu lông liên kết giữa hai dầm), tổ hợp động cơ với dầm biên. 
  • Tiếp cho Palang vào vị trí (vị trí rộng rãi, dễ thao tác), ta cho xử lý trục bánh xe (thường phải thay trục bánh xe của cụm chạy palang), cho bánh xe hai bên mở hết cỡ.
  • Tiếp tới ta cẩu dầm chính của cầu trục lên và hạ từ trên xuống từ từ để tổ hợp nốt Palang với dầm chính cầu trục, tổ hợp làm sao cho ít nhất 2/3 bánh xe phải tiếp xúc được với khoảng G thừa ra ở thành dưới của dầm chính cầu trục là OK.
  • Tiếp tới ta cho đi hệ điên ngang sâu đo, máng C và đấu luôn điện điều khiển với điện nguồn vào tủ Palang.

Bước 4: Tổ hợp cầu trục trên cao

  • Bước này ta chỉ việc nhấc cả bộ cầu trục đã được tổ hợp lên trên ray là OK.
  • Sau khi cầu trục đã được đưa lên ray ta tiếp tục tiến hành hàn các tay gá điện dọc và lắp hệ điện dọc 3P dọc đường chạy.
  • Lắp tủ điện và đấu tiện toàn cẩu
  • Sơn lại các chỗ dầm bị xước xác
  • Cho chạy thử

2. Một số lưu ý khi lắp đặt cầu trục dầm đơn 3 tấn 

Để tiến hành lắp được một cầu trục an toàn, nhanh chóng và hoạt động OK ngay trong lần chạy thử đầu tiên ta phải chuẩn bị tốt các khâu đầu vào, từ vật tư, máy móc, nhân công và phải có phương án lắp đặt cụ thể cho từng trường hợp.

cầu trục dầm đơn 3 tấn
Bỏ túi những lưu ý khi lắp đặt cầu trục dầm đơn
  • Cao độ dầm đỡ ray theo chiều dọc hoặc cao độ giữa hai bên phải trong phạm vi cho phép trước khi tiến hành lắp cầu trục.
  • Công nhân khi làm việc phải có quấn áo bảo hộ, tư trang bảo hộ, làm việc trên cao phải đeo dây an toàn, các dây điện ổ cắm phục vụ thi công phải thực sự an toàn trước khi làm việc (có móc treo ổ cắm, dây điện không được nối)
  • Tổ hợp dầm phải được kê, kích an toàn
  • Nâng hạ cầu trục phải cân bằng, chằng buộc chắc chắn trước khi thực hiện
  • Sau khi làm việc xong hoặc nghỉ giữa ca phải dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ tránh bị cháy nổ, ô nhiễm môi trường.
Trên đây là những chia sẻ của công ty cầu trục Sakura về quy trình lắp đặt cầu trục dầm đơn 3 tấn cho nhà máy, công xưởng mà bạn cần lưu ý để có được hệ thống cầu trục chất lượng, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ ngay hotline 0946 130 868 - 0918 560 729 - 0968 860 139 để được nhân viên hỗ trợ, tư vấn tận tình.
>>> XEM THÊM: So sánh cầu trục và cổng trục hiện nay

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY CẦU TRỤC CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ NÂNG HẠ
Hotline: 0946 130 868 - 0918 560 729
Fanpage: https://www.facebook.com/congtycautruc/
Website: https://congtycautruc.com
Email: congtycautrucvn@gmail.com - cautrucsakura@gmail.com 