Công ty Cầu trục Sakura uy tín, giá rẻ #1

https://congtycautruc.com

Mất bao lâu để có cầu trục đảm bảo đúng tiêu chuẩn sử dụng

Để có được một hệ thống cầu trục chất lượng phải mất một khoảng thời gian nhất định. Vậy thời gian để sản xuất cầu trục theo đúng tiêu chuẩn mất bao lâu? Để giúp bạn trả lời câu hỏi này công ty cầu trục Sakura xin đưa ra bài viết sau đây. Theo dõi ngay để có được thông tin hữu ích dành cho mình nhé.
Mất bao lâu để có cầu trục đảm bảo đúng tiêu chuẩn sử dụng

1. Thời gian khảo sát, hoàn thiện thiết kế sản phẩm

Thời gian tiến hành sản xuất cầu trục theo đúng tiêu chuẩn sẽ kéo dài từ 40 - 45 ngày, trong đó thời gian sẽ chia theo từng giai đoạn khác nhau.

Thời gian khảo sát, hoàn thiện thiết kế sản phẩm sau khi ký kết hợp đồng mua bán là 5 ngày. Đây là khoảng thời gian nhà sản xuất tiến hành khảo sát thực tế hiện trường để lấy các thông số kỹ thuật cần thiết như: khẩu độ cầu trục, chiều dài đường chạy, chiều cao nâng hạ cũng như hiện trạng công trình bao gồm cả việc xem xét tiến độ xây dựng và sự sẵn sàng của nhà xưởng nếu cần. 

Thời gian khảo sát, hoàn thiện thiết kế sản phẩm
Thời gian hoàn thiện cầu trục mất từ 40 - 45 ngày

Sau khi có được các thông số nếu trên, nhà sản xuất sẽ lên phương án bản vẽ hình chung mất khoảng 1 ngày đối với những kỹ sư có kinh nghiệm và đến 2 ngày nên cần phải tính toán thêm các yếu tố phát sinh. 

Sau khi có bản vẽ hình chung thì việc triển khai bản vẽ chi tiết nhanh nhất cũng rơi vào từ 3-4 ngày. Đây là thời gian dự kiến dựa trên đội ngũ kỹ sư có thâm niên thiết kế cầu trục.

2. Thời gian triển khai mua vật tư 

Thời gian mua vật tư đầu vào mất khoảng 3-5 ngày đối với các vật tư thép tấm, thép hình và vật tư phụ. Song song với đó là xác nhận các hợp đồng nhập khẩu thiết bị chính như pa lăng nâng hạ, hệ thống cấp điện, hệ thống điều khiển..v.v. 

Các thiết bị nhập khẩu nếu có xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc dự kiến có thể về đến nhà máy, sẵn sàng tổ hợp với kết cấu thép trong vòng tối đa 30-35 ngày làm việc. Trong trường hợp không có trục trặc gì ở khâu làm thủ tục hải quan, vận chuyển.

3. Công tác sản xuất, chế tạo 

 

Kết cấu thép một bộ cầu trục bao gồm cả gia công bánh xe, trục bánh xe, dầm biên, dầm chính và các kết cấu phụ như lan can, sàn thao tác, cabin điều khiển (nếu có) sẽ mất tối đa 30-35 ngày. Tuy nhiên, việc này có thể tiến hành ngay sau khi xác nhận bản vẽ chi tiết và vật tư thép về đến nhà máy.

4. Thời gian vận chuyển, lắp đặt nghiệm thu

Cuối cùng là thời gian lắp đặt nghiệm thu thiết bị sẽ mất trong khoảng 5 ngày đối với những loại cầu trục có khẩu độ lớn, đường chạy dài và sẽ nhanh hơn với các cầu trục nhỏ. Tùy thuộc vào điều kiện công trường có thuận lợi hay không thì thời gian này có thể rút ngắn được.

unnamed (2)
Thời gian lắp đặt nghiệm thu thiết bị sẽ mất trong khoảng 5 ngày

Nếu bạn đang thắc mắc không biết mất bao lâu để có cầu trục đảm bảo đúng tiêu chuẩn sử dụng thì bài viết trên của chúng tôi chính là câu trả lời chính xác nhất dành cho bạn. Hy vọng bài viết trên chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích nhất dành cho bạn trong quá trình tìm hiểu. 

Nếu có nhu cầu mua cầu trục hoặc muốn biết thêm thông tin về cầu trục hãy liên hệ ngay với công ty cầu trục Sakura theo số hotline 0946 130 868 - 0918 560 729 để được nhân viên hỗ trợ và tư vấn tận tình nhất.

>>> XEM THÊM: TOP 4 lý do tại sao bạn nên chọn cầu trục trọn bộ cho nhà máy, công xưởng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY CẦU TRỤC CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ NÂNG HẠ
Hotline: 0946 130 868 - 0918 560 729
Fanpage: https://www.facebook.com/congtycautruc/
Website: https://congtycautruc.com
Email: congtycautrucvn@gmail.com - cautrucsakura@gmail.com 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây